Tin tức Khánh Hòa - Trang thông tin điện tử TP Nha Trang

https://www.tintuckhanhhoa.com

Chính phủ ra hạn chót giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam

Chính phủ ra hạn chót giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam
Chính phủ yêu cầu các địa phương phải hoàn tất giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam trong quý II/2021. Hiện, mới có 1/13 địa phương bàn giao 100% mặt bằng.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành công điện về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và xử lý một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đến giữa tháng 5, chỉ có dự án Cao Bồ - Mai Sơn (trên tổng số 11 dự án) đi qua tỉnh Nam Định được hoàn tất giải phóng mặt bằng. Điều này đồng nghĩa mới có 1/13 tỉnh trả đủ mặt bằng thi công đường cao tốc Bắc - Nam.

12 tỉnh còn lại chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long.

GPMB cao toc Bac Nam anh 1

Mới chỉ có 1/11 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ảnh minh họa: Mt.gov.vn.

Hiện, các địa phương bàn giao mặt bằng hoặc đã chi trả tiền đền bù, đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho 634,9/652,85 km (đạt khoảng 97,2%); hoàn thành xây dựng 72/83 khu tái định cư (đạt khoảng 86,7%).

Dù khối lượng giải phóng mặt bằng đã đạt gần 100%, tỷ lệ công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời còn rất lớn. Cụ thể, các địa phương mới di dời được 40,2% vị trí đường điện; 46,7% ống nước các loại; 42,5% cáp viễn thông.

Trước thực trạng trên, Chính phủ yêu cầu các tập đoàn EVN, VNTP và Viettel khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý II/2021.

Để đảm bảo tiến độ hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý II/2021, Chính phủ nhấn mạnh vai trò của các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tại địa phương.

Các lãnh đạo tỉnh phải chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ công trình hạ tầng kỹ thuật để hoàn thành di dời công trình, đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng nêu trên; chủ động xử lý vướng mắc, kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Ngoài ra, một số dự án còn phát sinh vướng mắc về vật liệu đất đắp nền đường và vị trí các bãi đổ phế thải. Chính phủ yêu cầu các tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các điều kiện, thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu; thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tùy tiện nâng giá vật liệu xây dựng; sớm thống nhất về số lượng, quy mô, vị trí các bãi phế thải phục vụ cho dự án.

Bộ GTVT có trách nhiệm chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công phối hợp với địa phương để tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao trong quý II/2021.

11 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam đang triển khai gồm các đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lộ - La Sơn, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu GiâyCầu Mỹ Thuận 2. (Phần in đậm là những dự án đã khởi công).

Khởi công đường cao tốc 11.200 tỷ đồng nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Dự án BOT đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 50 km, được đặt mục tiêu hoàn thành vào quý I/2023.

13:41 22/5/2021

Nguồn tin: zingnews.vn

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp